p4300021

Aan KW 10 (aansluiting Strijp/Centrum) is vanaf deze positie niet veel verschil te zien met de situatie bij openstelling van de parallelbaan op de voorgrond, 7 weken geleden. Tegen de oude hoofdrijbaan oost heeft men damwanden ingedrukt, zodat het erop lijkt dat er een maximaal groot werkvak gecreeerd gaat worden voor KW 10 door het elemineren van het talud. Misschien is het daardoor mogelijk het oostelijk landhoofd van KW 10 te realiseren tijdens een in bedrijf blijvende oude oostelijke hoofdrijbaan. Volgens de tracekaart zou dat net passen.
week 200811